Subject: S#2025001433#E-MAIL CIA NO RESPONSABILIDAD ASEG.
From: Lidia Ortega Puerta <[email-masked]>
To: enlacesegelevia <[email-masked]>
Date: Tue, 3 Jun 2025 12:01:56 +0000

De: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 3 de junio de 2025 13:57
Para: Patricia Adarve <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: exp0001/25/2025/1895

Email originated externally.

________________________________
Buenos días,

Les informamos que tras realizar informe pericial, no procede asumir la reclamación que se le realiza al asegurado, pues no valoramos responsabilidad en su actuación, por cuanto la exigencia de ampliación del Centro de Transformación no se debe a que la modificación en obra fuera indebida, sino que durante la ejecución de la obra que duró del 2018 al 2021, fue aprobada una nueva normativa (a partir de junio de 2021), debiendo adaptarse las mismas a ésta.

En ninguno de los trabajos (proyectos o dirección de obra) realizados por el ingeniero asegurado en CASER está la causa directa de que se haya exigido finalmente la adaptación de las instalaciones a la nueva normativa a partir de junio de 2021. Esta causa es únicamente atribuible a la demora en la realización de trámites administrativos o en la propia ejecución de las obras. El asegurado no fue contratado ni intervino en la obra inicial del 2018, ni en los cambios operados a finales del 2021, realizados por una tercera empresa. Se rehúsa cualquier grado de responsabilidad.

Un cordial saludo,

________________________________

[Logo Caser]